2008+rahoitusta+saaneiden+hankkeiden+väliraportit

Tilanne 31.12.2009
 * Vuonna 2008 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden väliraporttien yhteenveto**

Yhteenveto kokonaisuudessaan

Sisällys: 1.1 Hankkeiden eteneminen suhteessa suunnitelmiin 1.2 Tavoitteiden muuttaminen ja täsmentäminen 1.3 Hankkeiden edistymisen seuranta ja arviointi 1.3.1 Laadullinen tiedonkeruu ja arviointi 1.3.2 Määrällinen tiedonkeruu 1.3.3 Tiedonkeruun ajankohta 1.4 Hankkeiden toteutusta edistäneet seikat 1.4.1 Työelämäyhteistyöhön liittyvät tekijät 1.4.2 Opettajiin liittyvät tekijät 1.4.3 Opiskelijoihin ja opiskeluun liittyvät tekijät 1.4.4 Organisatoriset tekijät, resurssit, yhteiset käytänteet ja toimintatavat 1.4.5 Koordinointiin ja koulutukseen liittyvät tekijät 1.5 Hankkeen toteutusta haitanneet seikat 1.5.1 Taloudelliseen taantumaan liittyvät tekijät 1.5.2 Ajankäyttöön ja resursoituun aikaan liittyvät tekijät 1.5.3 Koulutusorganisaatioiden ja opetuksen rakenteisiin liittyvät tekijät 1.5.4 Muut hankkeiden edistymistä haitanneet tekijät 2.1 Hankkeiden verkostoituminen ja yhteistyö 2.2 Käytäntöorientaation lisääntyminen opetuksessa 2.3 Koulutuksen ja työn vuorottelu opetuksessa 2.4 Yksilöllisten oppimispolkujen toteutuminen 2.5 Työnantajien osallistuminen ja tukeminen 2.6 Opettajien tukeminen työssäoppimistoiminnassa 2.7 Uusien OPS-perusteiden käyttöönotto 2.8 Työssäoppimisen laatutyön kehittäminen 2.9 Alueellinen ja alakohtainen kattavuus 2.10 Tuki ja merkitys koulutukselle, johon on vaikea saada opiskelijoita 2.11 Tuki ja merkitys koulutukselle, jonka opetusta on vaikea toteuttaa oppilaitoksessa 2.12 Työssäoppimisen tukitoimet ja ohjauspalvelut 3 Hankkeissa kehitettävän toiminnan vakiinnuttaminen 4 Kokeilun odotettavissa olevat tulokset ja tuotokset hankkeittain 5 Hankkeiden tulosten ja tuotosten levittäminen
 * 1 Hankkeiden käynnistyminen ja eteneminen **
 * 2 Laajennetun työssäoppimisen kokeilu oppilaitoksen toiminnassa ja yhteistyössä työelämän kanssa **

= =